Kegiatan

Melaksanakan survei lapangan tahap kedua di area tenda Mina untuk meninjau dan memvalidasi realisasi perbaikan fasilitas oleh pihak Syarikah. Pemantauan memastikan bahwa rekomendasi dari survei pertama telah dieksekusi dengan baik, meliputi pemasangan stopkontak, pemenuhan kuota bed (kasur) jemaah, dan kelancaran suplai air di kamar mandi.

Kendala

Terdapat ketidaksesuaian antara klaim (progress report) pihak Syarikah dengan fakta di lapangan terkait atribut tenda. Pihak Syarikah menyatakan stiker penanda tenda sudah dipasang, namun hasil pantauan visual tim hari ini menunjukkan bahwa stiker identitas tersebut masih belum terpasang, yang mana hal ini sangat krusial untuk mencegah jemaah tersesat.
Solusi dan Saran

Solusi: Tim di lapangan langsung mendokumentasikan ketiadaan stiker tersebut dan memanggil kembali penanggung jawab lapangan (representatif Syarikah/Maktab) untuk menuntut realisasi pemasangan stiker hari ini juga sebelum area Mina disterilkan.
Saran: Diperlukan teguran lisan yang lebih tegas disertai tenggat waktu (deadline) per jam kepada Syarikah untuk menuntaskan sisa pekerjaan minor seperti stiker penanda ini, agar tidak ada lagi fasilitas vital yang statusnya menggantung (pending) menjelang kedatangan jemaah.